# Etapa 85 — Resumo da entrega

## Objetivo

Criar a **base do mapa de dependências do ciclo** e uma **visão simples de causa → efeito** entre comercial, Quest e operação, para que a gestão entenda **relações entre etapas**, **travas** e **impactos** no fluxo ponta a ponta. Sem quebrar a camada Quest nem as camadas web já existentes. A nova etapa **adiciona** visão de dependências/causa-efeito; não substitui SLA, métricas, benchmark nem outros módulos.

---

## Ficheiros criados

### Web (Assets/Web/)

| Caminho | Descrição |
|---------|-----------|
| **Core/EventCycleDependencyCategory.cs** | Enum: Commercial, QuestSession, Handoff, Producer, Scope, Preparation, Execution, FinalAcceptance. |
| **Core/EventCycleDependencyType.cs** | Enum: Requires, Influences, Blocks, Accelerates, Finalizes. |
| **Domain/EventCycleDependencyNode.cs** | NodeId, Title, Category, StatusLabel, IsCompleted, IsBlockingOthers, Notes. |
| **Domain/EventCycleDependencyLink.cs** | FromNodeId, ToNodeId, DependencyType, ImpactSummary, IsCurrentlyBlocked. |
| **Domain/EventCycleDependencyMapState.cs** | CycleId, Nodes, Links, BlockingNodes, MostCriticalDependency, DependencySummary, LastEvaluatedAt. |
| **Application/EventCycleDependencyMapController.cs** | BuildMaps(orders, opportunities, proposals, sessions, followUpTasks); BuildMapForCycle(cycleId, dashboardState, alertState, actionPlanState, executiveSummary, closureState, evaluatedAt). Nós: Commercial, QuestSession, Handoff, ProducerAcceptance, Scope, Preparation, Execution, FinalReport, FinalAcceptance, CycleClosed. Ligações Requires/Finalizes; IsCompleted e IsBlockingOthers a partir do dashboard; IsCurrentlyBlocked quando origem concluída e destino não. BlockingNodes e MostCriticalDependency derivados. |
| **Presentation/EventCycleDependencyMapPanel.cs** | Painel: resumo, dependência mais crítica, nós bloqueantes, lista de nós e de relações; botão Recalcular. |
| **Presentation/EventCycleDependencyMapStripView.cs** | Faixa: N nós, M ligações, dependência mais crítica, timestamp. |

### Documentação

| Caminho | Descrição |
|---------|-----------|
| **Docs/Web/WEB_EVENT_CYCLE_DEPENDENCIES.md** | Mapa de dependências, causa→efeito entre comercial/Quest/operação, como ajuda gestão e diagnóstico, limitações. |
| **Docs/Web/ETAPA_85_RESUMO.md** | Este resumo. |

---

## Ficheiros alterados

| Caminho | Alteração |
|---------|-----------|
| **Presentation/EventCycleDashboardPanel.cs** | Construção de mapas (BuildMaps); por ciclo, quando existe dependência crítica ou nós bloqueantes, linha "Dependências: crítica X→Y \| N nó(s) bloqueante(s) \| timestamp". |
| **Presentation/HotelCRMDashboardController.cs** | Novas secções: EventCycleDependencyMapStripView ("Mapa de dependências (resumo)"), EventCycleDependencyMapPanel ("Mapa de dependências do ciclo (causa → efeito)"). |

---

## Como o mapa de dependências foi implementado

1. **Nós**  
   Cada etapa do fluxo é um **EventCycleDependencyNode** com NodeId fixo (Commercial, QuestSession, Handoff, …). IsCompleted e StatusLabel vêm do **EventCycleDashboardState** (e do closure para CycleClosed). IsBlockingOthers = true quando a etapa anterior está concluída e a atual não (a atual bloqueia as seguintes).

2. **Ligações**  
   **EventCycleDependencyLink** entre pares de nós com DependencyType Requires ou Finalizes e ImpactSummary descritivo. IsCurrentlyBlocked = (nó origem concluído e nó destino não concluído).

3. **BlockingNodes e MostCriticalDependency**  
   BlockingNodes = nós com IsBlockingOthers. MostCriticalDependency = primeira ligação bloqueada do tipo Requires (ou primeira bloqueada).

4. **DependencySummary**  
   Texto com número de nós bloqueantes, dependência crítica (From→To) e progresso (X/Y nós concluídos).

5. **Strip e Painel**  
   Strip mostra totais e dependência crítica; painel lista nós e relações com destaque para bloqueantes/bloqueadas.

6. **Dashboard**  
   Por ciclo, quando há dependência crítica ou nós bloqueantes, mostra uma linha com crítica, contagem de bloqueantes e timestamp.

---

## Garantia de que Quest e camadas web existentes não foram quebrados

- **Quest** — Nenhuma alteração em QuestPresentation, QuestPresentationSession, controllers Quest, runtime XR, input, targeting ou apresentação. O mapa usa apenas **EventCycleDashboardState** (IsQuestSessionDone, etc.) já calculado na Web.
- **Web Hotel** — CRM mantido; apenas adicionadas duas secções (Strip e Panel do mapa) e uma linha condicional no dashboard. SLA, métricas, benchmark e restantes secções inalterados.
- **Web Produtor** — Painel do produtor e módulos operacionais não foram alterados.
- **Camada agregadora** — O mapa apenas **lê** dashboard, alertas, plano de ações, resumo executivo e closure; não duplica lógica complexa; não introduz dependência circular.
